# FASE 1: FUNDAÇÃO e PROVA DE CONCEITO (ANO 2025 - Duração Estimada: 9 meses a partir do início)

### Objetivo da Fase: Estabelecer a infraestrutura tecnológica core da DEJO Chain, desenvolver os smart contracts essenciais, implementar os primeiros módulos de segurança e compliance, e lançar MVPs (Minimum Viable Products) de componentes chave como Property Management e Oracle Network.

Marcos e Entregáveis por Trimestre (Estimado):

**a) Trimestre 1 (Meses 1-3 - Ref Q2 2025 Roadmap): Estabelecimento das Bases**
     **Entrega Principal:** DEJO Chain Testnet Alpha operacional.
     **Componentes Desenvolvidos/Configurados:**
   - Infraestrutura base da blockchain em Golang. [Ref HU1.1]
   - Compatibilidade EVM básica e suporte a Solidity. [Ref HU1.1, HU1.A.7]
   - Protocolo de Consenso Tendermint Core (PoS) com 10 validadores iniciais. [Ref HU1.2, HU1.A.2]
   - Armazenamento de estado inicial (LevelDB). [Ref HU1.1, HU1.A.4]
   - Deploy inicial na Oracle Cloud Infrastructure (OCI). [Ref HU1.1]
   - Configuração do Ambiente de Teste (Testnet) básico. [Ref HU1.5]
   - Repositório de código e documentação inicial da arquitetura. [Ref HU1.1]

**b) Trimestre 2 (Meses 4-6 - Ref Q3 2025 Roadmap): Infraestrutura Tecnológica**
     **Entrega Principal:** Primeira versão funcional dos Smart Contracts Core em Testnet.
     **Componentes Desenvolvidos/Configurados:**
   - Smart Contracts v1: Tokenization Contract (Framework NFT básico), Revenue Distribution Contract (v1), Governance Contract (votação básica). [Ref HU2.1, HU2.2, HU2.4, HU2.5]
   - Segurança: Implementação de algoritmos Pós-Quânticos (CRYSTALS-Dilithium) nas assinaturas. [Ref HU1.4, HU1.A.14]
   - Segurança: Framework de multi-assinatura para operações críticas. [Ref HU13.1]
   - Compliance: Framework KYC/AML v1 (integração inicial com provedores). [Ref HU1.A.13, HU2.9]
   - Primeira Auditoria de Segurança Externa (planejamento e início).

**c) Trimestre 3 (Meses 7-9 - Ref Q4 2025 Roadmap): Primeiros Produtos e MVPs**
     **Entrega Principal:** Lançamento dos MVPs do DEJO Property Management e DEJO Oracle Network em Testnet.
     **Componentes Desenvolvidos/Configurados:**
   - DEJO Property Management MVP: Integração IoT inicial (30 parâmetros), Dashboard de visualização v1. [Ref HU4.1, HU4.2, HU4.3]
   - DEJO Oracle Network Alpha: Integração com 3 fontes de dados (IBGE, ZAP+, Sistema Interno), Mecanismo de consenso básico entre oráculos. [Ref HU5.1, HU5.2]
   - Infraestrutura P2P Segura (gRPC/TLS 1.3). [Ref HU1.A.1]
   - Sistema de Indexação v1. [Ref HU1.A.6]
   - Primeiros testes de integração entre Blockchain, Oráculos e IoT.


### Resultado Esperado ao Final da Fase 1: Uma infraestrutura de Testnet funcional com os smart contracts core implementados, MVPs dos sistemas de gestão de propriedades (IoT) e oráculos operacionais, e a base de segurança e compliance estabelecida. A plataforma estará pronta para testes mais amplos e desenvolvimento das funcionalidades de mercado na próxima fase.